月 日 乌苏 千伏 变电站 三期 扩建工程 复工 新疆 电网 年内 首个 复工 超高压 电网 建设工程 经济社会 发展 用电 需求 服务 自治区 高质量 发展 公司 加大 电网 投资 力度 年 预计 新疆 超高压 电网 投资 约 亿元 辖 项目 共计 项 新建 线路 长度 千米 变 电容量 万 千伏安 公司 强化 两个 前期 深度 融合 推进 哈密 重庆 千伏 特高压 直流 输电 工程 可研 前期工作 项目 开工 建设 奠定 基础 年内 按计划 开工 巴州 铁干里克 若羌 库车 阿拉尔 巴楚 项 千伏 输变电 工程 投产 甘泉 堡 伊犁 博州 乌苏 凤凰 回等项 千伏 输变电 工程 推进 塔城 乌苏 千伏 输变电 工程建设 进度 新疆 超高压 电网 建设 任务量 历史 顶峰 超高压 建设 驶入 快车道 当日 乌苏 千伏 变电站 三期 扩建工程 建设 现场 名 参建 人员 变电站 二次 设备 接线 调试 安装 确保 工程 复工 公司 超前 谋划 提前 介入 全面落实 复工 步法 五项 条件 复工 前 工作 划分 阶段 节点 管控 每日 复工 计划 情况 通报 督促 确保 工程 复工 工作 有序 推进 工程 业主 项目经理 李占春 介绍 乌苏 千伏 变电站 三期 扩建工程 伊犁 博州 乌苏 凤凰 回 千伏 输变电 工程 组成部分 本期 安装 万 千伏安 主 变压器 组 新增 千伏 出线 回 千伏 间隔 工程 建成 优化 北疆 伊犁 乌鲁木齐 电网 天山 西部 环网 网架 结构 提高 伊犁 乌昌 负荷 中心 送电 能力 保障 电力 可靠 送 自治区 电网 负荷 需求 跨地州 能源 资源 优化 配置 提升 新疆 电网 稳定 运行 水平 新疆 经济 发展 社会 稳定 提供 可靠 保障 工程 主体 建设 后续 有序 电缆 敷设 二次 接线 工作 工程 月 投运 工期紧 重 春节 前 倒排 工期 提前 落实 人员 设备 入场 情况 确保 工程 复工 后能 建设 冲刺 阶段 李占春 说 乌苏 千伏 扩建 站 三期 扩建工程 复工 新疆 超 特高压 电网 工程建设 陆续 铺开 预计 月底 前 南疆 片区 电网 工程 复工 月 日前 北疆 片区 工程 复工 新疆 电网 内供 四环 网外 送 通道 主 网架 格局 规划 公司 进一步 完善 千伏 主 网架 十四五 末 内供 七环 网外 送 通道 主 网架 格局 新疆 能源 优势 转换 经济 优势 提供 强大 动能