2月15日，乌苏750千伏变电站三期扩建工程复工，成为新疆电网年内首个复工的超高压电网建设工程。为满足经济社会发展的用电需求，服务自治区高质量发展，公司不断加大电网投资力度，2023年，预计新疆超高压电网投资约48.13亿元，所辖项目共计15项，新建线路长度3158.4千米、变电容量2100万千伏安。据悉，公司今年将强化两个前期深度融合，全力推进哈密—重庆±800千伏特高压直流输电工程的可研前期工作，为项目开工建设奠定基础。年内按计划开工巴州—铁干里克—若羌、库车—阿拉尔—巴楚等4项750千伏输变电工程，投产甘泉堡、伊犁—博州—乌苏—凤凰II回等9项750千伏输变电工程，全力推进塔城—乌苏等750千伏输变电工程建设进度，新疆超高压电网建设任务量将达到历史顶峰，超高压建设驶入“快车道”。当日，在乌苏750千伏变电站三期扩建工程建设现场，12名参建人员正在对变电站内二次设备接线进行调试安装。为确保工程安全复工，公司超前谋划，提前介入，全面落实安全复工七步法和五项基本条件，将复工前的准备工作划分为2阶段12个节点进行管控，每日对复工计划完成情况进行通报，督促，确保工程复工工作安全有序推进。据工程业主项目经理李占春介绍，乌苏750千伏变电站三期扩建工程作为伊犁—博州—乌苏—凤凰II回750千伏输变电工程的重要组成部分，本期安装150万千伏安主变压器1组；新增750千伏出线2回，220千伏间隔1个。工程建成后将优化北疆伊犁至乌鲁木齐电网、天山西部环网的网架结构，有效提高伊犁至乌昌负荷中心的送电能力，保障电力可靠送出，满足自治区电网负荷需求，实现跨地州能源资源优化配置，提升新疆电网稳定运行水平，为新疆经济发展和社会稳定提供可靠保障。“目前，工程主体建设任务已完成，后续我们将有序开展电缆敷设、二次接线等工作。工程将于6月投运，工期紧，任务重，春节前我们就倒排工期，提前落实人员、设备等的入场情况，确保工程复工后能进入建设的冲刺阶段。”李占春说。随着乌苏750千伏扩建站三期扩建工程的复工，新疆超特高压电网工程建设将陆续铺开，预计2月底前，南疆片区电网工程全部复工；3月15日前，北疆片区工程全部实现复工。目前，新疆电网已形成“内供四环网、外送四通道”的主网架格局。按照规划，公司将进一步完善750千伏主网架，“十四五”末形成“内供七环网、外送六通道”的主网架格局，为新疆能源优势转换为经济优势提供强大动能。